ما تم تنفيذه وما هو متبقي من مشروع نظام إدارة شركات المصاعد
الوحدات المنفذة بالكامل:
نظام متعدد المستأجرين (Multi-tenancy)

عزل بيانات كل شركة
دعم اللغة العربية والإنجليزية
هيكل قاعدة بيانات متعدد المستأجرين
إدارة الشركات والفروع

إنشاء وتعديل وحذف الشركات
معلومات الشركة (الاسم، العنوان، الشعار، معلومات الاتصال)
إعدادات الشركة (العملة، الضرائب، الإعدادات المالية)
إدارة الفروع المتعددة لكل شركة
إدارة المستخدمين والصلاحيات

إنشاء وتعديل وحذف المستخدمين
إدارة الأدوار والصلاحيات
تحديد الصلاحيات لكل دور
صلاحيات متعددة المستويات (مستوى النظام، الشركة، الفرع)
تسجيل الدخول الثنائي
سجل النشاطات والتدقيق
نظام إدارة المصاعد والخدمات

سجل المصاعد (الموديل، الرقم التسلسلي، تاريخ التركيب)
معلومات فنية (السعة، السرعة، عدد الطوابق)
ربط المصاعد بالعملاء والمواقع
إدارة العقود والصيانة
جدولة الصيانة الدورية
نظام إدارة العلاقات مع العملاء (CRM)

قاعدة بيانات العملاء الشاملة
تتبع التفاعلات والمكالمات
إدارة الفرص التجارية
نظام الولاء والمكافآت
الوحدات المنفذة جزئياً:
نظام الفواتير والمحاسبة

✅ إنشاء الفواتير من العقود والصيانة
✅ قوالب فواتير متعددة (عربي/إنجليزي)
✅ نظام الضرائب (ضريبة القيمة المضافة)
✅ إدارة المدفوعات (نقدي، شيك، تحويل، بطاقة ائتمان)
✅ كشوف الحسابات للعملاء
❌ تقسيط المدفوعات المتقدم
❌ التقارير المالية الشاملة
نظام إدارة المخزون

✅ إدارة المستودعات المتعددة
✅ تتبع الدفعات والأرقام التسلسلية
✅ إدارة الموردين
✅ تقييم المخزون (أساسي)
❌ نظام الباركود/QR Code (المكتبات موجودة لكن التنفيذ غير مكتمل)
❌ طلبات الشراء التلقائية
❌ جرد المخزون الدوري
❌ تنبيهات المخزون المنخفض
❌ تتبع انتهاء الصلاحية
نظام إدارة الموارد البشرية (HRM)

✅ ملفات الموظفين الشاملة
✅ نظام الحضور والانصراف (أساسي)
✅ إدارة الإجازات والعطل (أساسي)
✅ نظام الرواتب والمكافآت (أساسي)
❌ تقييم الأداء الدوري
❌ التدريب والشهادات
❌ نظام المهام والمتابعة المتقدم
نظام إدارة المشاريع والتركيبات

✅ إدارة مشاريع التركيب
✅ إدارة مراحل المشروع
✅ إدارة مهام المشروع
✅ إدارة فريق العمل (أساسي)
❌ مخططات جانت التفاعلية
❌ إدارة المخاطر
❌ تقارير تقدم المشاريع المتقدمة
نظام التقارير والذكاء التجاري (BI)

✅ تقارير أساسية
❌ تحليل الأداء التشغيلي المتقدم
❌ تحليل رضا العملاء
❌ مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
❌ لوحات معلومات تفاعلية متقدمة
الوحدات غير المنفذة:
نظام إدارة الاشتراكات والباقات

❌ إدارة الباقات والاشتراكات
❌ واجهة إدارة متكاملة للمشتركين
نظام الجودة والامتثال

❌ معايير السلامة السعودية (تكامل كامل)
❌ شهادات الفحص الدوري
❌ سجلات الامتثال
❌ تقارير الحوادث
❌ إدارة التراخيص
❌ معايير الجودة ISO
❌ تدقيق السلامة
نظام إنترنت الأشياء (IoT) والمراقبة الذكية

❌ مراقبة المصاعد في الوقت الفعلي
❌ أجهزة استشعار متعددة
❌ التنبؤ بالأعطال (Predictive Maintenance)
❌ لوحة مراقبة مباشرة مع خرائط تفاعلية
❌ تنبيهات فورية للأعطال والطوارئ
❌ تحليل البيانات وتقارير الأداء
تطبيق الجوال المتقدم

❌ تطبيق الفنيين
❌ تطبيق العملاء
واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والتكامل

❌ التكامل مع أنظمة المحاسبة الخارجية
❌ التكامل مع أنظمة إدارة المباني (BMS)
❌ التكامل مع منصات الدفع الإلكتروني
❌ التكامل مع خدمات الرسائل والبريد الإلكتروني
نظام الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة

❌ التنبؤ بالصيانة باستخدام Machine Learning
❌ تحليل أنماط الاستخدام
❌ تحسين جداول الصيانة تلقائياً
❌ كشف الأنماط غير الطبيعية
❌ توصيات تحسين الأداء
الأولويات المقترحة للتطوير المستقبلي:
استكمال نظام الفواتير المتقدم (تقسيط المدفوعات، التقارير المالية الشاملة)
تطوير نظام إدارة المخزون المتقدم (الباركود، طلبات الشراء التلقائية)
تطوير نظام التقارير والذكاء التجاري (لوحات معلومات تفاعلية، مؤشرات الأداء)
تطوير تطبيق الجوال للفنيين (واجهة برمجة التطبيقات، تطبيق أساسي للفنيين)
تطوير نظام الجودة والامتثال (معايير السلامة، شهادات الفحص)
تطوير نظام إنترنت الأشياء والمراقبة الذكية (مراقبة المصاعد في الوقت الفعلي)
بناءً على خطة العمل الأصلية، تم تنفيذ معظم المرحلة الأولى والثانية، وجزء من المرحلة الثالثة، بينما لا تزال المراحل الرابعة والخامسة (التقنيات المتقدمة والابتكار) غير منفذة بالكامل.